Voici donc le résumé des activités stage qui se déroulent depuis le 4 février:


- Le 4 février à eu lieu la première rencontre en présence des deux stagiaires de l'INPRES (Cédric et Marouin), Olivier et moi même. Le but de cette journée était juste de prendre contact, d'établir un programme de stage et de fixer certains détails pratiques. Nous avons convenu de commencer par un projet assez simple au niveau de la programmation php. Il s'agit du projet "FedeLift" grâce auquel les étudiants ULg - passagers ou conducteurs - pourront  se coordonner pour les trajets en covoiturage. 
Leur stage se déroule jusqu'au 20 mai. Le mien se prolongera jusque mi-juin. 


SEMAINE N°1

- Le 6 février marquait le premier jour de stage. Avec Cédric et Marouin, nous avons procédé à l'analyse des fonctionnalités du projet "FedeLift". Je suis venu avec une proposition que nous avons discuté une bonne partie de la matinée. L'après-midi, la base de données SQL commençait à prendre forme. 

- Le reste de la semaine s'est vue consacrée à la base de données et aux scripts d'administration des utilisateurs du site (ouverture de session, suppression d'utilisateurs,... ). J'ai pris contact avec le SEGI pour obtenir de leur part la possibilité d'authentifier les étudiants grâce à leur login et mot de passe ULg habituels. Réponse positive du SEGI, c'est techniquement possible. Maintenant, j'attends le feu vert de Mme Marcourt pour obtenir l'autorisation administrative. 


SEMAINE N°2

- Lundi 14 février: Fin de la partie administration. Base de données quasiment complète, fonctionnalités mail et ouverture de session. Réunion pour réévaluer l'échéance du premier jalon alpha (application fonctionnelle en test): échéance fixée au milieu de la semaine suivante (mercredi 23 février). 

- Jours suivants: paramètres utilisateurs, inscription, 

Vendredi 18 février: freeze de la version alpha.



SEMAINE N°3 

- Lundi 21 Février: Mise au point et état d'avancement. Cédric et Marouin ont deux jours d'avance sur le programme prévu. 
Autorisations administratives enfin reçues concernant l'authentification SEGI. 

Nous attendons le serveur de test pour le lundi 28, date à laquelle nous testerons une version beta avec quelques utilisateurs. 

- Autre: je me charge du logo, de la page de présentation et prépare les contacts presse et ULg.


- Lundi 28 Février : Dernières résolutions de bugs et compatibilité browsers. Quelques correctifs au niveau interface utilisateur. Premiers tests authentifiés en situation "réelle".
Mise en place d'un système d'aide contextuelle. 

Article à paraître dans le torê en préparation avec un dossier de présentation générale et un nouveau logo.

- Mardi 1er mars : Analyse préliminaire pour le projet FedeNet. (détails à suivre)

- Mercredi 2 et jeudi 3 mars : Relecture du code FedeLift par Olivier, corrections des accès à la Base de données (objectifs de sécurité et de performances)

- Vendredi 4 mars: planning de l'analyse : Analyse organisationnelle (méthode OSSAD)/ Cahier des charges (à la norme IEEE) / USECASE / Diagrammes de séquences / 


SEMAINE N°4

-Tests FedeLift
-Analyse FedeNet 
-Interviews et Processus 
-Planning intial du projet créé



------------CE POST SERA REGULIEREMENT EDITE------------